Работы по сооружению энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС начаты в полном объеме в июле 2009 года после создания Волгодонского представительства компании, которое возглавил первый заместитель директора по сооружению энергоблока № 3 Ростовской АЭС Вячеслав Михайлович Махонин. В конце 2009 года на энергоблоке № 3 основные работы велись на минусовых отметках реакторного отделения и машинного зала: производился монтаж контурных и внутренних стен, перекрытий и устройство нижней плиты турбоагрегата.

Годовой план по выполнению работ на энергоблоках № 3, 4 Ростовской АЭС составил 1,5 млрд руб. В 2009 году план по выполнению работ по сооружению энергоблока был исполнен на 91%.

Основной причиной невыполнения плана сложилась в результате переноса сроков сдачи Заказчику приобретенного в 2009 году кранового оборудования с подготовительного периода на более поздний срок.