По итогам 2009 года объем выполненных строительно-монтажных работ в полном соответствии с планом составил 7641 млн руб.

В 2009 году усилия всего персонала, занятого на сооружении энергоблока № 2 Ростовской АЭС, были направлены на достижение главной цели - физического пуска нового энергоблока.

Перед физическим пуском энергоблока №2 Ростовской АЭС инспекционной комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) была проведена работа, в ходе которой были проверены готовность персонала, систем и оборудования к этапу физпуска, а также акты готовности - в соответствии с Технологическим регламентом эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС и Техническими требованиями готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР к этапам пуско-наладочных работ.

Целевой инспекции Ростехнадзора предшествовали проверки энергоблока № 2 комиссией ОАО "Концерн "Росэнергоатом"" (под руководством заместителя генерального инспектора - директора Департамента инспекции и контроля обеспечения безопасности концерна "Росэнергоатом" Игоря Зонова) и рабочая комиссия под председательством заместителя генерального директора ОАО "Концерн "Росэнергоатом"" - директора Волгодонской АЭС Александра Паламарчука.

В составе комиссий работали специалисты по вопросам обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности новых АЭС, охраны труда и защиты персонала, специалисты по пожарной безопасности Концерна "Росэнергоатом", представители атомных станций, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института атомных электростанций (ВНИИАЭС), ОКБ "Гидропресс".

Валерий Лимаренко, директор ОАО "НИАЭП": "Мы делаем очень важное дело. Ростов-2 - это первенец правительственной программы строительства атомных станций в России, которую курируют лично Президент России и Председатель Правительства. Сделано многое, но и предстоит еще немало".

Комиссии проверили готовность технологических систем и элементов энергоблока № 2 РоАЭС, производственных зданий и сооружений, производственно-технической документации, подготовку персонала к проведению физпуска и выполнение условий действия лицензии на сооружение энергоблока № 2 и других документов. Особое внимание эксперты уделили вопросам подготовки оперативного персонала к выполнению работ на этапе физпуска, готовности рабочих мест; к выполнению требований по пожарной безопасности; аварийной готовности АЭС и готовности персонала к действиям в условиях нештатных ситуаций.

В результате каждой из проверок был подписан соответствующий акт о готовности энергоблока № 2 Ростовской АЭС к физическому пуску.

18 марта 2010 года энергоблок № 2 Ростовской АЭС был включен в единую энергетическую систему (ЕЭС) России. В 16 часов 17 минут по московскому времени электроэнергия, вырабатываемая турбогенератором энергоблока № 2 атомной станции, начала поступать в энергетическую систему страны.